• 21.02.2025 | Ostholstein-Update Februar

    Februar-Update Ostholstein 

    Ein Hinweis, bevor wir die neuesten Entwicklungen im Ausbau offenbaren:
    Der Baufortschritt, der hier zu finden ist, ist eine Abbildung der uns vorliegenden Dokumentation unserer Partnerunternehmen. In der Regel sind wir also schon ein kleines bisschen weiter im Ausbau, als wir hier kommunizieren, da die Dokumentation immer etwas nachgelagert zum realen Verlauf ist.

     

    Gemeinde 

    Cluster 

    Information 

    Voraussichtliche Fertigstellung 
    (Stand: 11.02.2025) 

    Ahrensbök  

    2  

    – Die Trassenarbeiten sind abgeschlossen. Es fehlt noch die LWL-Montage und wir stellen die letzten Hausanschlüsse fertig 

    – Ein Viertel der Hausanschlüsse sind mittlerweile am Netz und funktionsbereit 

     Q1/2025  

    Altenkrempe  

    1  

    - Fertig ausgebaut 

    Nachverdichtung* 

    Beschendorf  

    6  

    – Die Trasse ist fertig, das Einblasen hat begonnen 

    – 70% der Anschlüsse sind am Netz und funktionsbereit 

    Q1/2025  
    Wir gehen von Februar aus 

    Bosau  

    3  

    – Fertig ausgebaut  

    Nachverdichtung* 

    Dahme  

    5  

    – 50% Hausanschlüsse sind funktionsbereit, 37% schon aktiv 

    Q1/2025 
    Wir gehen von Februar aus 
     

    Damlos  

    4  

     
    – Fertig ausgebaut  

     Nachverdichtung* 

    Fehmarn  

    8  

    – 971 Hausanschlüsse sind gebaut und 62 Trassenkilometer haben wir zurückgelegt. Wir gehen davon aus, dass wir im März mit den LWL-Montagen beginnen 

     Q3/2025 

    Göhl  

    5  

    – Fertig ausgebaut  

     Nachverdichtung* 

    Gremersdorf  

    7  

    – Tiefbauer (BSL) ist beauftragt    
    – Der Bau ist in vollem Gange 
    – Die ersten Hausanschlüsse sind am Netz und funktionsbereit. 

    Q1/2025  

    Grömitz  

    6  

    – Besondere Herausforderung: Derzeit ähnelt Grömitz noch einem Flickenteppich aus aktivierten und noch nicht aktivierten Anschlüssen. Wir liegen aber im Zeitplan und fügen die einzelnen Flicken zu einer digitalen Hochgeschwindigkeits-Patchworkdecke zusammen. 
    – 80% der Anschlüsse sind aktiviert, allerdings birgt der Flickenteppich noch ein paar Herausforderungen, daher die kleine Verschiebung 

     Q1/2025 

    Grube  

    5  

    – Es sind nur noch Restarbeiten übrig, wir haben die Ziellinie fast erreicht 

     Q1/2025  

    Großenbrode  

    8  

    – Tiefbauer (Geidel) ist beauftragt  
    – LWL-seitig fertiggestellt, jetzt fehlt nur noch das Hauptkabel in der Straße, um die Anschlüsse an das Netz anzuschließen 

    Q1/2025  

    Harmsdorf  

    4  

    – Fertig ausgebaut  

    Nachverdichtung* 

    Heringsdorf  

    7  

    – 80 Anschlüsse sind ans Netz angeschlossen und 50 aktiviert 

    – Wir sind weiterhin im Zeitplan 

    Q1/2025  

    Kabelhorst  

    5  

    – Mittlerweile surfen 80 %  
    – Ein paar Restarbeiten ziehen sich noch in Q1, im Großen und Ganzen sind wir aber fertig und starten demnächst in die Nachverdichtung* 

    Restarbeiten bis Q1/2025 

    Kasseedorf  

    1  

    – Fertig ausgebaut 

     Nachverdichtung* 

    Kellenhusen  

    5  

    – Lediglich einige Restarbeiten ziehen sich noch in Q1/2025 und die Nachverdichtung startet demnächst (Q1) 

     Restarbeiten bis Q1/2025 

    Lensahn  

    4  

    – Fertig ausgebaut  

    Q1/2025 

    Malente  

    3  

    – Besondere Herausforderung: Eine Bahnstreckenquerung.   
    Um vorerst diese Bahnquerung zu vermeiden, wird das Glasfasersignal über die bereits vorhandene Bahnquerung bei Timmdorf umgeleitet. Leider konnten wir die ursprüngliche Planung bis Ende April nicht einhalten. Die Strecke ist zu lang, um das Licht einfach so durch die Leitung zu schicken. Wir müssen ein MfG (Multifunktionsgehäuse) dazwischen setzen, um das Lichtsignal bis nach Kreuzfeld leiten zu können. In 8 Wochen ist es voraussichtlich da und angeschlossen.   
     
     
    – Die Genehmigung für das Aufstellen des MFGs liegt noch nicht vor - die Ursache dafür haben allerdings wir zu verantworten. Deshalb müssen wir euch noch einmal vertrösten, entschuldigt bitte. Stand heute (14.08.) können wir noch kein konkretes Datum nennen. 
    – Wir haben eine Lösung! Ab der zweiten Kalenderwoche starten wir mit der Umsetzung. Im Januar werden außerdem die Anschlüsse an das Netz angebunden und funktionsbereit gemacht. 
    – Die Umsetzung der Lösung läuft, wir rechnen ab Mitte Februar mit den ersten funktionsfähigen Anschlüssen. 

    – Wir haben Signal in Kreuzfeld!  

     Q1/2025  

    Manhagen  

    6  

    – 70% sind angebunden 
    – Es gibt eine leichte Verzögerung ins neue Jahr. 

    – 75% sind angebunden und aktiviert 

     Q1/2025 

    Neukirchen  

    7  

    – Fast 50% der Anschlüsse sind aktiviert 

    Q1/2025  

    Ratekau  

    2  

    – Tiefbauer (Drögemüller) ist beauftragt, zudem ist unser Nachunternehmen mih im Ortskern tätig.  
    – 470 Hausanschlüsse sind gebaut und bereits die ersten auch schon aktiviert 
    – 30 Hausanschlüsse sind aktiv 

    – 505 Hausanschlüsse haben wir mittlerweile gebaut 

    Q1/2025 

    Riepsdorf  

    5  

    – Fertig.  

     Nachverdichtung* 

    Scharbeutz  

    2  

    – Bau abgeschlossen.  
     Später im Jahr folgt die Nachverdichtungsphase* für Spätentschlossene. 

     

    Schashagen  

    3  

    – Fertig.  

     Nachverdichtung* 

    Schönwalde am Bungsberg  

    4  

    – Fertig.  

     Nachverdichtung* 

    Sierksdorf  

    3  

    – Fertig.  
     

    Nachverdichtung* 

    Süsel  

    1  

    – Fertig.  
     

     Nachverdichtung* 

    Wangels  

    4  

    – Fertig.  

    Nachverdichtung* 

     
    * Nachverdichtung bedeutet, dass wir uns in einer zweiten Bauphase für Spätentschlossene befinden. Nutzt die Gelegenheit, mit uns über einen möglichen Hochgeschwindigkeitsanschluss zu sprechen und bucht euch hier einen verbindlichen Rückruf.

  • 30.01.2025 | Ostholstein-Update Januar

    Das neue Jahr hat schon ein paar Wochen hinter sich gebracht – höchste Zeit für unser erstes Ausbau-Update für Ostholstein! 🥳 Kurzer Hinweis vorab: Wir befinden uns aktuell in der „Winterpause“. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir die Füße hochlegen. Es heißt nur, dass wir wetterbedingt etwas langsamer vorankommen als in den wärmeren Monaten. Gefrorene oder stark durchnässte Böden machen uns zu schaffen, da die Maschinen unter dem gefrorenen Boden leiden oder wir den Untergrund nicht optimal verdichten können. Zudem bleiben die Asphaltmischwerke während der Wintermonate geschlossen und öffnen erst im März wieder ihre Tore. 💡 Aber keine Sorge: Fortschritte gibt es natürlich trotzdem. Los geht’s mit dem Ausbau-Update:

    Noch ein letzter Hinweis, bevor wir euch die neuesten Entwicklungen im Ausbau offenbaren: Der Baufortschritt, den wir euch hier mitteilen, ist eine Abbildung der uns vorliegenden Dokumentation unserer Partnerunternehmen. In der Regel sind wir also schon ein kleines bisschen weiter im Ausbau als wir wissen und kommunizieren können, da die Dokumentation immer etwas nachgelagert zum realen Verlauf ist. Die genaue Differenz können wir euch leider nicht benennen, das kommt ganz darauf an, wie schnell dokumentiert wird.

    Gemeinde 
    Cluster 
    Information 
    Voraussichtliche  Fertigstellung 
    (Stand: 11.12.2024)
    Ahrensbök 
    – Der Kernort Ahrensbök ist bereits am Netz
    – Inzwischen sind 30 % der Anschlüsse aktiviert
    – Tiefbauseitig sind wir voraussichtlich Mitte Januar 2025 fertig. Die LWL-Montagen laufen bereits parallel
    –Die Trassenarbeiten sind abgeschlossen. Es fehlt noch die LWL-Montage und wir stellen die letzten Hausanschlüsse fertig
     Q1/2025 
    Altenkrempe 
    - Fertig ausgebaut ✅ 
    Nachverdichtung*
    Beschendorf 
    – Der Knotenpunkt (POP) ist an das Netz angeschlossen. 
    – Die Trasse ist fertig, das Einblasen hat begonnen
    – 65% der Anschlüsse sind mittlerweile am Netz
    Q1/2025 
    Wir gehen von Februar aus
    Bosau 
    – Fertig ausgebaut ✅   
    Nachverdichtung*
    Dahme 
    – 50% Hausanschlüsse sind funktionsbereit, 37% schon aktiv
    Q1/2025
    Wir gehen von Februar aus
    Damlos 

    – Fertig ausgebaut ✅   
     Nachverdichtung*
    Fehmarn 
    – Tiefbauer (Hanse Pohl) ist beauftragt.
    – Wir gehen davon aus, dass Anfang des Jahres (Januar oder Februar) die LWL-Montagen starten
    – 929 Hausanschlüsse sind gebaut und circa 44 Trassenkilometer zurückgelegt
     Q3/2025
    Göhl 
    – Fertig ausgebaut ✅   
     Nachverdichtung*
    Gremersdorf 
    – Tiefbauer (BSL) ist beauftragt   
    – Der Bau ist in vollem Gange
    – Wir liegen im Zeitplan
    – Die ersten Hausanschlüsse sind am Netz und funktionsbereit.
    Q1/2025 
    Grömitz 
    – Besondere Herausforderung: Derzeit ähnelt Grömitz noch einem Flickenteppich aus aktivierten und noch nicht aktivierten Anschlüssen. Wir liegen aber im Zeitplan und fügen die einzelnen Flicken zu einer digitalen Hochgeschwindigkeits-Patchworkdecke zusammen.
    – 80% der Anschlüsse sind aktiviert, allerdings birgt der Flickenteppich noch ein paar Herausforderungen, daher die kleine Verschiebung
     Q1/2025
    Grube 
    – Allerdings hat sich die voraussichtliche Gesamt-Fertigstellung ein wenig nach hinten verschoben, da wir kurzfristig Neukirchen priorisieren mussten.
    – Es sind nur noch Restarbeiten übrig, wir sehen schon die Ziellinie. Es wird einen kleinen Überhang ins nächste Jahr geben, allerdings starten wir parallel demnächst dann auch direkt in die Nachverdichtung
     Q1/2025 
    Großenbrode 
    – Tiefbauer (Geidel) ist beauftragt 
    – Derzeit wird die Glasfaser auf der Trasse nach Großenbrode eingeblasen. Wir vereinbaren zeitnah mit euch die ersten Termine für die Anschluss-Montagen.
    – Die ersten Montage-Termine haben stattgefunden und wir warten noch auf das Hauptkabel.
    Q1/2025 
    Harmsdorf 
    – Fertig ausgebaut ✅   
    Nachverdichtung*
    Heringsdorf 
    – Durch eine Verzögerung beim Anschluss des CPoPs hat sich die Anbindung der Hausanschlüsse ebenfalls verschoben. In diesem Monat geht es aber los mit der Anbindung der Hausanschlüsse. Wirklich!
    – Das hat geklappt! Mittlerweile sind 60 Anschlüsse an das Netz angebunden und 26 aktiv
    – 80 Anschlüsse sind ans Netz angeschlossen und 50 aktiviert
    Q1/2025 
    Kabelhorst 
    – Mittlerweile surfen 80 %
    – Kleinere Verzögerungen im Zeitplan
    – Ein paar Restarbeiten können sich noch in Q1 ziehen, im Großen und Ganzen sind wir aber fertig und starten demnächst in die Nachverdichtung*
    Restarbeiten bis Q1/2025
    Kasseedorf 
    – Fertig ausgebaut ✅ 
     Nachverdichtung*
    Kellenhusen 
    – Ein paar Restarbeiten ziehen sich noch ins Q1/2025 und die Nachverdichtung startet demnächst (Q1)
     Restarbeiten bis Q1/2025
    Lensahn 
    – Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%. 
    –  Fertigstellung Ende Q3. Dazu ein Zitat unseres Projektleiters: "Da müsste bald alles anfangen zu leuchten🕯️" - wie schön!
    – Bei unserer standardmäßigen Qualitätssicherung sind kleinere Mängel aufgefallen, die wir beseitigt haben. Jetzt leuchtet es zwar noch nicht, aber in Q4 dafür umso heller.
    – Es fängt an zu leuchten, bedeutet die ersten Hausanschlüsse sind funktionsbereit. Und von Tag zu Tag werden es jetzt immer mehr.
    – Wir sind fertig!
    Q1/2025
    Malente 
    – Besondere Herausforderung: Eine Bahnstreckenquerung.  
    Um vorerst diese Bahnquerung zu vermeiden, wird das Glasfasersignal über die bereits vorhandene Bahnquerung bei Timmdorf umgeleitet. Leider konnten wir die ursprüngliche Planung bis Ende April nicht einhalten. Die Strecke ist zu lang, um das Licht einfach so durch die Leitung zu schicken. Wir müssen ein MfG (Multifunktionsgehäuse) dazwischen setzen, um das Lichtsignal bis nach Kreuzfeld leiten zu können. In
    8 Wochen ist es voraussichtlich da und angeschlossen.  



    – Die Genehmigung für das Aufstellen des MFGs liegt noch nicht vor - die Ursache dafür haben allerdings wir zu verantworten. Deshalb müssen wir euch noch einmal vertrösten, entschuldigt bitte. Stand heute (14.08.) können wir noch kein konkretes Datum nennen.
    – Wir haben eine Lösung! Ab der zweiten Kalenderwoche starten wir mit der Umsetzung. Im Januar werden außerdem die Anschlüsse an das Netz angebunden und funktionsbereit gemacht.
    – Die Umsetzung der Lösung läuft, wir rechnen ab Mitte Februar mit den ersten funktionsfähigen Anschlüssen.
     Q1/2025 
    Manhagen 
    70% sind angebunden
    – Es gibt eine leichte Verzögerung ins neue Jahr.
     Q1/2025
    Neukirchen 
    – Fast 50% der Anschlüsse sind aktiviert
    Q1/2025 
    Ratekau 
    – Tiefbauer (Drögemüller) ist beauftragt, zudem ist unser Nachunternehmen mih im Ortskern tätig. 
    – 470 Hausanschlüsse sind gebaut und bereits die ersten auch schon aktiviert
    – 30 Hausanschlüsse sind aktiv
    Q1/2025
    Riepsdorf 
    – Fertig. ✅ 
     Nachverdichtung*
    Scharbeutz 
    – Bau abgeschlossen.  ✅ 
    –  Später im Jahr folgt die Nachverdichtungsphase* für Spätentschlossene.
    		  
    Schashagen 
    – Fertig. ✅ 
     Nachverdichtung*
    Schönwalde am Bungsberg 
    – Fertig.  ✅ 
     Nachverdichtung*
    Sierksdorf 
    – Fertig.  ✅ 
    Nachverdichtung*
    Süsel 
    – Fertig.  ✅ 
     Nachverdichtung*
    Wangels 
    – Fertig. ✅ 
    – Die Nachverdichtungsphase* für Spätentschlossene startet demnächst.
    Nachverdichtung*


    * Irgendwie klingt "Nachverdichtung" ein wenig nach einem "Konterbier" am nächsten Morgen. Allerdings ist damit gemeint, dass der initiale Ausbau abgeschlossen ist, und wir uns in einer zweiten Bauphase für Spätentschlossene befinden. Nutzt die Gelegenheit, mit uns über einen möglichen Hochgeschwindigkeitsanschluss zu sprechen und bucht euch hier einen verbindlichen Rückruf. Oder schaut auf unserer Website vorbei und bucht online einen unserer Glasfasertarife.

  • 17.12.2024 | Dezember-Update Ostholstein

    Und schon ist 2024 vorbei. Bevor wir ins neue Jahr starten, haben wir aber noch ein letztes Ausbau-Update für euch in petto. Dazu vorab ein paar wichtige Infos:

    Einige von euch haben kürzlich ein Anschreiben von unserer Kollegin Marlene bekommen mit der Bitte um Rückmeldung. Das ist kein Spam, sondern tatsächlich von uns. 😄 Also meldet euch gern bei ihr zurück. 😊

    Wie ihr außerdem gleich lesen werdet, fehlen in vielen Gebieten nur noch die LWL-Montagen. LWL ist die Abkürzung für „Lichtwellenleiter“ und dahinter verbirgt sich tatsächlich nichts anderes als das Glasfaserkabel selbst. Bei der Montage wird die Glasfaserleitung in das bereits vorhandene Leerrohr eingeblasen und über den Hausübergabepunkt (APL) mit dem sogenannten ONT verbunden (siehe Grafik).

    Der ONT wandelt die Lichtwellen in Elektrizität um, sodass schlussendlich der Router die Signale der Glasfaserübertragung in ein klassisches WLAN-Signal übersetzen kann.

    Sobald das erledigt ist, wird uns der Anschluss als erschlossen gemeldet, er ist also funktionsfähig aber noch nicht aktiviert. Die Aktivierung erfolgt meist innerhalb von zwei Wochen nach der Erschlossenmeldung, es sei denn ihr habt noch einen Vorvertrag bei einem anderen Anbieter laufen und uns mit der Portierung beauftragt. Dann wird der Anschluss natürlich erst mit dem Auslaufen des Vorvertrags aktiviert. 💡

    Und nun noch ein letzter Hinweis, bevor wir euch die neuesten Entwicklungen im Ausbau offenbaren: Der Baufortschritt, den wir euch hier mitteilen, ist eine Abbildung der uns vorliegenden Dokumentation unserer Partnerunternehmen. In der Regel sind wir also schon ein kleines bisschen weiter im Ausbau als wir wissen und kommunizieren können, da die Dokumentation immer etwas nachgelagert zum realen Verlauf ist. Die genaue Differenz können wir euch leider nicht benennen, das kommt ganz darauf an, wie schnell dokumentiert wird.

     

    Gemeinde  Information  Voraussichtliche  Fertigstellung 
    (Stand: 11.12.2024)
    Ahrensbök  – Der Kernort Ahrensbök ist bereits am Netz
    – Inzwischen sind 30 % der Anschlüsse aktiviert
    – Tiefbauseitig sind wir voraussichtlich Mitte Januar 2025 fertig. Die LWL-Montagen laufen bereits parallel    		  Q1/2025 
    Altenkrempe  – Fertig ausgebaut ✅ 
    – Nur noch kleinere Tiefbaumaßnahmen auf Privatgrund um Spätentschlossene anzuschließen ✅     		 Nachverdichtung*
    Beschendorf  – Der Knotenpunkt (POP) ist an das Netz angeschlossen. 
    – Die Trasse ist fertig, das Einblasen hat begonnen
    – 65% der Anschlüsse sind mittlerweile am Netz    		 Q1/2025 
    Wir gehen von Januar aus
    Bosau  – fertig ausgebaut ✅   
    – Nur noch kleinere Tiefbaumaßnahmen auf Privatgrund um Spätentschlossene anzuschließen ✅     		 Nachverdichtung*
    Dahme  – Verzögerung: Das Ausbauende hat sich auf Mitte Q4 verschoben. Als letzter Schritt folgt die Aktivierung
    – Inzwischen 40% der Hausanschlüsse funktionsbereit und 16% aktiv
    – 50% Hausanschlüsse sind funktionsbereit, 37% schon aktiv    		 Q1/2025
    Wir gehen von Januar aus
    Damlos  – Endspurt, wir sind so gut wie fertig!
    – Die Nachverdichtung ist beauftragt und startet noch in diesem Jahr.    		  Nachverdichtung*
    Fehmarn  – Tiefbauer (Hanse Pohl) ist beauftragt.
    – Mittlerweile sind 341 Hausanschlüsse gebaut und die ersten Trassen-Kilometer liegen auch schon.
    – Wir haben mittlerweile 665 Hausanschlüsse gebaut
    – 773 Hausanschlüsse haben wir gebaut und circa 35 Trassenkilometer zurückgelegt
    – Wir gehen davon aus, dass Anfang des Jahres (Januar oder Februar) die LWL-Montagen starten    		  Q3/2025
    Göhl  – Die Nachverdichtung ist bei unserem Ausbaupartner beauftragt. Bald geht’s los!  Nachverdichtung*
    Gremersdorf  – Tiefbauer (BSL) ist beauftragt   
    – Der Bau ist in vollem Gange
    – Wir liegen im Zeitplan
    – Die ersten Hausanschlüsse sind seit letzter Woche am Netz und funktionsbereit.    		 Q1/2025 
    Grömitz  – Besondere Herausforderung: Derzeit ähnelt Grömitz noch einem Flickenteppich aus aktivierten und noch nicht aktivierten Anschlüssen. Wir liegen aber im Zeitplan und fügen die einzelnen Flicken zu einer digitalen Hochgeschwindigkeits-Patchworkdecke zusammen.
    – 80% der Anschlüsse sind aktiviert, allerdings birgt der Flickenteppich noch ein paar Herausforderungen, daher die kleine Verschiebung    		  Q1/2025
    Grube  – Mittlerweile sind 300 Hausanschlüsse online
    – Allerdings hat sich die voraussichtliche Gesamt-Fertigstellung ein wenig nach hinten verschoben, da wir kurzfristig Neukirchen priorisieren mussten.
    – Es sind nur noch Restarbeiten übrig, wir sehen schon die Ziellinie. Es wird einen kleinen Überhang ins nächste Jahr geben, allerdings starten wir parallel demnächst dann auch direkt in die Nachverdichtung    		  Q1/2025 
    Großenbrode  – Tiefbauer (Geidel) ist beauftragt 
    – Derzeit wird die Glasfaser auf der Trasse nach Großenbrode eingeblasen. Wir vereinbaren zeitnah mit euch die ersten Termine für die Anschluss-Montagen.
    – Die ersten Montage-Termine haben stattgefunden und wir warten noch auf das Hauptkabel.    		 Q1/2025 
    Harmsdorf  –  Nur noch Restarbeiten übrig. Wir starten bereits demnächst mit der Nachverdichtung. Nachverdichtung*
    Heringsdorf  – Durch eine Verzögerungen beim Anschluss des CPoPs hat sich die Anbindung der Hausanschlüsse ebenfalls verschoben. In diesem Monat geht es aber los mit der Anbindung der Hausanschlüsse. Wirklich!
    – Das hat geklappt! 41 Anschlüsse sind mittlerweile am Netz
    – Mittlerweile sind 60 Anschlüsse an das Netz angebunden und 26 aktiv    		 Q1/2025 
    Kabelhorst  – Mittlerweile surfen 80 %
    – Kleinere Verzögerungen im Zeitplan
    – Ein paar Restarbeiten können sich noch in Q1 ziehen, im Großen und Ganzen sind wir aber fertig und starten demnächst in die Nachverdichtung*    		  Restarbeiten bis Q1/2025
    Kasseedorf  – Fertig ausgebaut ✅  
    – Nur noch kleinere Tiefbaumaßnahmen auf Privatgrund um Spätentschlossene anzuschließen ✅     		  Nachverdichtung*
    Kellenhusen  – Ein paar Restarbeiten ziehen sich noch ins Q1/2025 und die Nachverdichtung startet demnächst (Q1)  Restarbeiten bis Q1/2025
    Lensahn  – Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%. 
    –  Fertigstellung Ende Q3. Dazu ein Zitat unseres Projektleiters: „Da müsste bald alles anfangen zu leuchten🕯️“ – wie schön!
    – Bei unserer standardmäßigen Qualitätssicherung sind kleinere Mängel aufgefallen, die wir beseitigt haben. Jetzt leuchtet es zwar noch nicht, aber in Q4 dafür umso heller.
    – Es fängt an zu leuchten, bedeutet die ersten Hausanschlüsse sind funktionsbereit. Und von Tag zu Tag werden es jetzt immer mehr.    		 Q4/2024 
    Malente  – Besondere Herausforderung: Eine Bahnstreckenquerung.  
    Um vorerst diese Bahnquerung zu vermeiden, wird das Glasfasersignal über die bereits vorhandene Bahnquerung bei Timmdorf umgeleitet. Leider konnten wir die ursprüngliche Planung bis Ende April nicht einhalten. Die Strecke ist zu lang, um das Licht einfach so durch die Leitung zu schicken. Wir müssen ein MfG (Multifunktionsgehäuse) dazwischen setzen, um das Lichtsignal bis nach Kreuzfeld leiten zu können. In
    8 Wochen ist es voraussichtlich da und angeschlossen.  



    – Die Genehmigung für das Aufstellen des MFGs liegt noch nicht vor – die Ursache dafür haben allerdings wir zu verantworten. Deshalb müssen wir euch noch einmal vertrösten, entschuldigt bitte. Stand heute (14.08.) können wir noch kein konkretes Datum nennen.
    – Wir haben eine Lösung! Ab der zweiten Kalenderwoche starten wir mit der Umsetzung. Im Januar werden außerdem die Anschlüsse an das Netz angebunden und funktionsbereit gemacht.    		  Q1/2025 
    Manhagen  70% sind angebunden
    – Es gibt eine leichte Verzögerung ins neue Jahr.    		  Q1/2025
    Neukirchen  – 40% der Hausanschlüsse sind angeschlossen, Aktivierung folgt zeitnah
    – 35% der Anschlüsse sind aktiviert, es wird eine leichte Verzögerung ins neue Jahr geben    		 Q1/2025 
    Ratekau  – Tiefbauer (Drögemüller) ist beauftragt, zudem ist unser Nachunternehmen mih im Ortskern tätig. 
    – 470 Hausanschlüsse sind gebaut und bereits die ersten auch schon aktiviert
    – 30 Hausanschlüsse sind aktiv    		 Q1/2025


    * Irgendwie klingt „Nachverdichtung“ ein wenig nach einem „Konterbier“ am nächsten Morgen. Allerdings ist damit gemeint, dass der initiale Ausbau abgeschlossen ist, und wir uns in einer zweiten Bauphase für Spätentschlossene befinden. Nutzt die Gelegenheit, mit uns über einen möglichen Hochgeschwindigkeitsanschluss zu sprechen und bucht euch hier einen verbindlichen Rückruf. Oder schaut auf unserer Website vorbei und bucht online einen unserer Glasfasertarife.