• 14.03.2025 | Friedberg-Update März

     

    Auf der Tiefbau-Zielgeraden in Friedberg🏁! In den Ortsteilen Bauernheim, Dorheim und Ossenheim werden die Tiefbauarbeiten bis voraussichtlich Ende des Monats abgeschlossen sein. Auch in den anderen Ortsteilen kommt der Ausbau sichtbar voran.

    Ortsteil

    Information

    Ockstadt

    –      75% Ausbaufortschritt

    Kernstadt

    –      25% Ausbaufortschritt

    Bruchenbrücken

    –      50% Ausbaufortschritt

    Bauernheim

    Abschluss der Tiefbauarbeiten bis Ende März geplant

    Dorheim

    Start der Tiefbauarbeiten steht kurz bevor

    Ossenheim

    Abschluss der Tiefbauarbeiten bis Ende März geplant
  • 21.02.2025 | Friedberg-Update Februar

    In diesem Gebiet ist R. & R. Heming als Ausbaupartner für uns tätig. 

    Ortsteil 

    Information 

    Ockstadt 
    • 55% des Ausbaus sind abgeschlossen 

    Kernstadt 
    • Wir sind in der Kernstadt mit vier Kolonnen unterwegs und haben bereits 11 Kilometer Trasse gebaut 

    Bruchenbrücken 
    • 20% Ausbaufortschritt  

    Bauernheim 
    • Ausbau steht unmittelbar bevor 

    Dorheim 
    • Ausbau steht unmittelbar bevor 

    Ossenheim 
    • Ausbau steht unmittelbar bevor 
  • 13.02.2025 | TNG-Glasfaserausbau in Friedberg geht voran

    Kiel, den 13. Februar 2025 - Seit dem vergangenen Sommer 2024 hat der Glasfaserausbau der TNG Stadtnetz GmbH in Friedberg Fahrt aufgenommen. Mit dem Tiefbaupartner R&R Heming GmbH ist TNG vor Ort, um Friedberg mit einem zukunftsfähigen Glasfasernetz auszustatten. Dabei setzt TNG auf einen möglichst flächendeckenden Ausbau, denn nur so kann digitale Teilhabe für alle Bewohner:innen Friedbergs gewährleistet werden.
    „Ein flächendeckender Ausbau ist uns extrem wichtig. Wenn einzelne Stadtteile nicht ausgebaut werden, sind diese Bereiche später abgehängt. Deshalb ist es uns immer ein Anliegen so flächendeckend, wie nur möglich, auszubauen und allen den Anschluss an unser Glasfasernetz zu ermöglichen“, sagt Raphael Kupfermann (TNG-Regionaleiter in Hessen).

    Ausbau in vielen Stadtteilen mit Fortschritten
    Der Ausbaustart fiel im Sommer 2024 im Stadtteil Ockstadt, wo seit Baubeginn mit 55 % bereits über die Hälfte der Glasfasertrasse fertiggestellt werden konnte. Seither machen die Arbeiten dort stetig weiter Fortschritte. In der Kernstadt Friedbergs sind aktuell vier Bautrupps im Auftrag von TNG dabei das Glasfasernetz zu errichten und haben bereits elf Kilometer Trasse errichtet. Vor gut zwei Wochen begann auch im Stadtteil Bruchenbrücken der Ausbau und dort sind schon jetzt 20 % der Glasfasertrasse gebaut worden. Ebenfalls im Februar folgen die Baustarts in den Stadtteilen Bauernheim, Ossenheim und Dorheim, wo die Arbeiten mit den Hausbegehungen für die Hausanschlüsse und dem Verlegen der Leitungen in den Straßen beginnen werden.

    Erfolgreiche Veranstaltung in Bruchenbrücken
    Am Abend des 12. Februar hatte TNG die Bewohner:innen Bruchenbrückens zu einem Bauinfo-Event eingeladen. Auf der gut besuchten Veranstaltung informierten Mitarbeitende der TNG rund um den kürzlich gestarteten Ausbau in Bruchenbrücken und wie es in diesem Stadtteil Friedbergs weitergeht. Den Teilnehmenden gefiel, dass TNG mittlerweile in mehreren Stadtteilen zeitgleich den Ausbau voranbringt und auch das Tarifangebot von TNG kam sehr gut an.
    „Das wir so großen Zuspruch in Bruchenbrücken bekommen haben, hat uns sehr gefreut. Besonders freut uns auch die positive Rückmeldung der Kunden zu unseren Tarifen. Alle Anwohner, die sich noch unserem Glasfasernetz anschließen wollen, sind natürlich jederzeit willkommen“, berichtet Kilian Ortwein (TNG-Vertrieb) von dem Abend in Bruchenbrücken.

    Alle Informationen zu Tarifen und dem Ausbau in Friedberg sind unter tng.de/friedberg nachzulesen. Auch Verträge für die Glasfasertarife können bequem online eingereicht werden.

     

    Pressemitteilung PDF       Pressemitteilung Word       Ausbaukarte

  • 31.01.2025 | Friedberg-Update Januar

    In der Ockstadt stecken wir schon mitten in der Tiefbauphase und haben dort bereits 40% des Tiefbaus abgeschlossen. In der westlichen Kernstadt geht es nun auch los.

  • 18.12.2024 | Friedberg-Update Dezember

    In der Ockstadt stecken wir schon mitten in der Tiefbauphase und für die Kernstadt treffen wir gerade alle notwendigen Vorbereitungen, damit es dort auch bald losgehen kann.

    Neu: In der Ockstadt hat unser Ausbaupartner Heming GmbH mittlerweile 25 % der Tiefbauarbeiten abgeschlossen.